<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html lang="de-DE" xml:lang="de-DE" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <!-- This file was converted to xhtml by Writer2xhtml ver. &gt;&gt; adopted for V-Modell-XT &lt;&lt; 0.4.1a. See http://www.hj-gym.dk/~hj/writer2latex for more info. -->
  <head profile="http://dublincore.org/documents/dcq-html/">
    <title>Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN)</title>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
    <link href="http://purl.org/dc/elements/1.1/" rel="schema.DC" />
    <meta content="Vassilis Rizopoulos" name="DC.creator" />
    <meta content="2007-08-30T12:03:11" name="DC.date" />
    <meta content="de-DE" name="DC.language" />
    <link href="exportfiles/style.css" media="all" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body id="toc110">
    <div id="header">
      <div class="up">[<a href="1500ffbca526ac9.html">Hoch</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Anfang</a>] [<a href="150ff10746a19972.html">Zurueck</a>] [<a href="a574fbca536109.html">Weiter</a>] [<a href="11385fdbde3d712.html">Ende</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Inhalt</a>] </div>
      <div class="down">
        <hr />
      </div>
    </div>
    <div dir="ltr" id="content">
      <h1><span class="SectionNumber">3 </span>Teil 3: <a id="ref6aa6f7a07a969d"></a>V-Modell-Referenz Tailoring</h1>
      <h2><span class="SectionNumber">3.7 </span><a id="ref1500ffbca526ac9"></a>Projektdurchführungsstrategien</h2>
      <h3><span class="SectionNumber">3.7.4 </span><a id="ref7c1310746a1a24a"></a>Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN)</h3>
      <p class="VModellXTHeading6">
        <b>Beschreibung</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wie in Teil 1: →<a href="Projekt-V-Modell-XT.html#ref12476fba6d84a67">Grundlagen des V-Modells</a> bereits erläutert wurde, stellt das V-Modell für unterschiedliche →<a href="44e3fbda665f67.html#ref4b99fbe91d963b">Projekttyp</a>en jeweils speziell angepasste →<a href="44e3fbda665f67.html#ref13641fbe9196606">Projektdurchführungsstrategie</a>n zur Verfügung.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die →<a href="#ref7c1310746a1a24a">Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN)</a> kommt nur für Projekte mit dem Projekttypen →<a href="174b8106fb0c445f.html#ref174b8106fb0c445f">Systementwicklungsprojekt (AG/AN)</a> in Betracht, also wenn für ein Systementwicklungsprojekt keine Trennung der Auftraggeber- und Auftragnehmerseite in zwei separate Projekte erforderlich ist. Dies kann gegeben sein, wenn das Systementwicklungsprojekt entweder in einer Organisation durchgeführt wird oder aber zwar mehrere Organisationen beteiligt sind, diese jedoch bewusst in einem Projekt eng zusammenarbeiten. Im Unterschied zu den getrennten →Systementwicklungsprojekt (AG) und →Systementwicklungsprojekt (AN) entfallen somit das Ausschreibungs- und Vertragswesen sowie die doppelte Projektorganisation mit zwei Projektleitern.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die →<a href="#ref7c1310746a1a24a">Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN)</a> basiert auf der Situation, dass ein bereits in der Nutzung befindliches System zu adaptieren beziehungsweise zu ändern ist, indem zum Beispiel Fehler behoben, neue Technologien eingeführt, die Erfüllung nicht-funktionaler Anforderungen verbessert oder die Funktionalität modifiziert oder erweitert werden sollen. Diese &quot;Änderungsanforderungen&quot; werden zu Beginn des Projekts vom Auftraggeber vorgegeben. Zusätzliche Änderungsanforderungen, die bei der Projektdurchführung auftreten, sind nur über das →<a href="13f0f6a5191f1b.html#ref13f0f6a5191f1b">Problem- und Änderungsmanagement</a> möglich. Der Systemersteller analysiert die Änderungsanforderungen, führt die notwendigen Änderungen am System durch und liefert das modifizierte System dann in der Regel in mehreren Iterationen. Jede dieser Iterationen wird einzeln vom Anwender abgenommen.</p>
      <p class="VModellXTHeading6">
        <b>Ablauf</b>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-AGANPflegeUndWartung.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-AGANPflegeUndWartung.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration94">74</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die Entscheidungspunkte der Projektdurchführungsstrategie →<a href="#ref7c1310746a1a24a">Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN)</a> sowie der Ablauf der möglichen Entwicklungszyklen sind in <a href="#seqrefIllustration94">Abbildung 74</a> dargestellt. Der Ablauf unterscheidet sich von der Projektdurchführungsstrategie →<a href="df42106fce7993f.html#refdf42106fce7993f">Inkrementelle Systementwicklung (AG/AN)</a> maßgeblich durch die unterschiedlichen Einstiegspunkte in der Systementwicklung, die davon abhängen, wie umfassend die durchzuführenden Änderungen am System sind. Betroffen sein können die Gesamtsystemspezifikation, der Systementwurf oder der Feinentwurf. Im Folgenden wird anhand der durchlaufenen Entscheidungspunkte der Ablauf einer →<a href="44e3fbda665f67.html#ref10c221089afdd6fb">Iteration</a> der Wartung und Pflege beschrieben:</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJG1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJG1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration95">75</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 1</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Unter Federführung eines Sponsors wird ein Projektvorschlag erstellt, der alle notwendigen Informationen enthält, um eine Entscheidung über die Umsetzung des Vorschlags in Form eines Projekts zu treffen. Unter einem Sponsor versteht man hierbei denjenigen, der ein Budget für das Projekt bereitstellt. Der Projektvorschlag wird diskutiert und es wird entschieden, ob ein Projekt begonnen werden soll.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJD1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJD1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration96">76</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 2</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wenn das Projekt genehmigt wurde, werden ein Projekt- und ein QS-Handbuch erstellt, die daraufhin untersucht werden, ob sie für die Durchführung des Projekts angemessen sind. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt Projekt definiert zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-AFF1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-AFF1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration97">77</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 3</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nach der Projektdefinition werden die Anwenderanforderungen aufgelistet und einer Anforderungsbewertung unterzogen. Die Anforderungen werden auf Vollständigkeit und Korrektheit untersucht. Im Falle einer positiven Bewertung sind die Anforderungen in Form des Produktes Anforderungen (Lastenheft) aus fachlicher Sicht vorhanden und die Prioritäten festgelegt. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt Anforderungen festgelegt zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ITG1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ITG1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration98">78</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 4</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Liegen fachliche Anforderungen aus dem Produkt Anforderungen (Lastenheft) vor, so wird der Umfang der nun davon in der Iteration umzusetzenden Anforderungen geplant. Außerdem wird geprüft, ob die Produkte Projekthandbuch und QS-Handbuch das Projekt angemessen beschreiben und gegebenenfalls erfolgt eine Anpassung. Ziel dieser Aktivitäten ist es den Entscheidungspunkt Iteration geplant zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-FEA1-P.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-FEA1-P.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration99">79</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 5</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Im Projekt werden die eingeplanten Anforderungen evaluiert und eine Altsystemanalyse erstellt. Ergebnis dieser Analyse kann sein, dass nur Änderungen am Feinentwurf notwendig sind. In diesem Falle ist der nächste Entscheidungspunkt Feinentwurf abgeschlossen zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYE3-P.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYE3-P.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration100">80</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 6 </i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Im Projekt werden die eingeplanten Anforderungen evaluiert und eine Altsystemanalyse erstellt. Ergebnis dieser Analyse kann sein, dass nur Änderungen am Systementwurf notwendig sind. In diesem Falle ist es Ziel, den nächsten Entscheidungspunkt System entworfen zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYS1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYS1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration101">81</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 7</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Im Projekt werden die eingeplanten Anforderungen evaluiert und ein erster Grobentwurf des Systems erstellt. Anforderungen und Grobentwurf werden in der Gesamtsystemspezifikation (Pflichtenheft) dokumentiert. Das Pflichtenheft ist Grundlage für die weitere Entwicklung des Systems. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt System spezifiziert zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYE1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYE1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration102">82</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 8</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Ausgehend vom Grobentwurf werden Architekturen für das System sowie alle identifizierten Unterstützungssysteme entworfen. In den Architekturen werden Systemelemente bis auf die Ebene der HW- und SW-Einheiten identifiziert. Die Anforderungen werden den Systemelementen zugeordnet und verfeinert. Der Entwicklungsprozess und die Prüfstrategie werden festgelegt. Dies kann für das System und die verschiedenen Unterstützungssysteme unabhängig voneinander geschehen, indem die folgenden Entscheidungspunkte bis zur Lieferung einzeln ausgeplant und möglicherweise zeitlich parallel durchgeführt werden. Ziel ist es, für das System und jedes Unterstützungssystem den Entscheidungspunkt System entworfen zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJA1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJA1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration103">83</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 9</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Werden im Rahmen des Systementwurfs (Entscheidungspunkt System entworfen) externe Einheiten für einen Unterauftrag identifiziert, so ist vom Auftragnehmer ein Teil-Auftraggeber-Projekt durchzuführen. Als erstes findet eine Ausschreibung statt und das erste Ziel bei der Abwicklung eines Unterauftrags ist der Entscheidungspunkt Projekt ausgeschrieben. Die Entscheidungspunkte des Unterauftrags werden wie die entsprechenden Entscheidungspunkte in der Projektdurchführungsstrategie Vergabe und Durchführung eines Systementwicklungsprojektes (AG) durchgeführt.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-FEA3-IP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-FEA3-IP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration104">84</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 10</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nach Erreichen des Entscheidungspunktes System entworfen können die Arbeiten am Feinentwurf beginnen Für den Feinentwurf werden die Architekturen der HW- bzw. SW-Einheiten zu Komponenten und Modulen verfeinert und gegebenenfalls externe SW-/HW-Spezifikationen erstellt. Die Anforderungen werden den SW- und HW-Elementen zugeordnet. Der Entwicklungsprozess und die Prüfstrategie werden festgelegt. Hier ist es möglich, auf dem Weg zur Integration der realisierten Systemelemente den Feinentwurf von HW- bzw. SW-Einheiten zeitlich parallel zur Realisierung anderer HW- bzw. SW-Einheiten zu planen und durchzuführen. Ziel dieser Aktivitäten ist es, für jeden Parallelablauf den Entscheidungspunkt Feinentwurf abgeschlossen zu erreichen. Aufgrund möglicher Parallelarbeiten kann der Entscheidungspunkt Feinentwurf abgeschlossen in einigen Parallelsträngen bereits erreicht worden sein und mit der Realisierung begonnen werden, während in anderen Strängen noch am Feinentwurf gearbeitet wird.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SER1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SER1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration105">85</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 11</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Alle im Feinentwurf identifizierten HW- und SW-Elemente werden entsprechend den Anforderungen realisiert und einer Prüfung unterzogen. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt Systemelemente realisiert zu erreichen. Hierbei ist auch eine iterative Vorgehensweise möglich, bei der nach der Realisierung von einigen Systemelementen des Feinentwurfs der Feinentwurf erweitert wird. Wurden im Rahmen des Feinentwurfs externe SW-/HW-Modul-Spezifikationen erstellt, so können für die Entwicklung der SW-/HW-Module Unteraufträge vergeben werden.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-FEA4-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-FEA4-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration106">86</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 12</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Damit der Feinentwurf und die Realisierung iterativ umgesetzt werden können, ist ein Rückschritt zur Erstellung des Feinentwurfs möglich. Bei diesem Schritt werden HW- bzw. SW-Einheiten, die in der vorhergehenden Iteration im Feinentwurf noch nicht berücksichtigt worden sind, im Feinentwurf verfeinert. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt Feinentwurf abgeschlossen zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYI1-IP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYI1-IP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration107">87</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 13</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Alle realisierten HW- und SW-Elemente und auch die Externen Einheiten, die über Unteraufträge bezogen wurden, werden zu Systemelementen und schließlich zum System beziehungsweise zu den Unterstützungssystemen zusammengefügt. Die integrierten Elemente werden einer Prüfung unterzogen. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt System integriert zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYE2-IP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-SYE2-IP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration108">88</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 14</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Da nicht nur Feinentwurf und Realisierung, sondern auch Systementwurf und Integration iterativ durchgeführt werden können, kann eine neue Iteration für den Systementwurf geplant werden. In den Architekturen werden noch nicht umgesetzte Systemelemente bis auf die Ebene der HW- und SW-Einheiten identifiziert. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt System entworfen zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-LDG1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-LDG1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration109">89</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 15</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Das zu liefernde System wird entsprechend den Anforderungen zu einer Lieferung zusammengestellt. Eine Lieferung umfasst das Gesamtsystem, das aus dem System selbst und den Unterstützungssystemen zusammengesetzt wird, sowie gegebenenfalls eine Dokumentation. Zum Entscheidungspunkt Lieferung durchgeführt wird anhand der Ergebnisse entschieden, ob die Lieferung an den Auftraggeber zur Abnahme übergeben wird.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ABE1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ABE1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration110">90</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 16</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Die Lieferung wird vom Auftraggeber hinsichtlich der Erfüllung der Anforderungen geprüft. Zum Entscheidungspunkt Abnahme erfolgt wird vom Auftraggeber anhand der Ergebnisse entschieden, ob Nachbesserungen notwendig sind. Ziel ist es, den Entscheidungspunkt Abnahme erfolgt zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ITG2-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-ITG2-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration111">91</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 17</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wenn mehrere Iterationen bei der Systementwicklung vorgesehen sind, kann nach der Abnahme einer Iteration die detaillierte Planung der nächsten Iteration in Angriff genommen werden. Zur Planung einer neuen Iteration werden in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber alle offenen Änderungsanträge der Änderungsstatusliste geprüft. Zum Entscheidungspunkt Iteration geplant wird anhand der Liste entschieden, welche Änderungsanforderungen in die neue Iteration übernommen und welche vorerst zurückgestellt werden. Ferner wird festgelegt, welche Bestandteile, die noch nicht umgesetzt worden sind, in der neuen Iteration zu berücksichtigen sind. Die Änderungsanforderungen und die offenen Anforderungen der Gesamtsystemspezifikation sind Grundlage für einen neuen Entwicklungszyklus. Erneut wird geprüft, ob das Projekthandbuch und das QS-Handbuch das Projekt angemessen widerspiegeln. Ziel dieser Aktivitäten ist es, den Entscheidungspunkt Iteration geplant zu erreichen.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-AFF2-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-AFF2-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration112">92</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 18</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Nach der erfolgten Abnahme des erstellten Systems kann sich wieder eine neue fachliche Anforderungserhebung anschließen. In dieser können dann die nächsten fachlichen Anforderungen für die Weiterentwicklung des Systems erfasst werden. Somit kann der Umfang des Systems wieder unter Einbeziehung z.B. der Fachabteilung erhöht werden.</p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <img alt="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJS1-IKP.gif" id="null7Cgraphics" src="images/ALLG-PDS-Details-AGANV-PJS1-IKP.gif" />
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">
        <i>Abbildung <a id="seqrefIllustration113">93</a>: Projektdurchführungsstrategie Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN) - Schritt 19</i>
      </p>
      <p class="VModellXTTextbody">Wurden alle Anforderungen berücksichtigt und gibt es keine offenen Änderungsanträge mehr, wird entschieden das Projekt abzuschließen. Ein Projektabschlussbericht wird erstellt. Das Ziel dieser Aktivitäten ist der Entscheidungspunkt Projekt abgeschlossen.</p>
      <p class="VModellXTHeading6">Auswahlkriterien</p>
      <table cellspacing="0" id="Table1197Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="12a79fa59c38f76.html#ref12a79fa59c38f76">Projektgegenstand</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">HW-System, HW- und SW-System / Eingebettetes System, SW-System, Systemintegration</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <table cellspacing="0" id="Table1207Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="ccc5fa59c5eaed.html#refccc5fa59c5eaed">Projektrolle</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">AG/AN mit Unterauftragnehmer, AG/AN ohne Unterauftragnehmer</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
      <table cellspacing="0" id="Table1217Ctable" style="margin-top:0;margin-bottom:0;border-collapse:separate;border-spacing:0;table-layout:fixed">
        <tbody>
          <tr>
            <td class="first" style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTStandard">
                <a href="13948fa59c7640e.html#ref13948fa59c7640e">Systemlebenszyklusausschnitt</a>
              </p>
            </td>
            <td style="border:none;padding:3.6661422px;vertical-align:top">
              <p class="VModellXTBlocksatz">Wartung und Pflege</p>
            </td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
    <div id="footer">
      <div class="up">
        <hr style="clear:both" />
      </div>
      <div class="down">[<a href="1500ffbca526ac9.html">Hoch</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Anfang</a>] [<a href="150ff10746a19972.html">Zurueck</a>] [<a href="a574fbca536109.html">Weiter</a>] [<a href="11385fdbde3d712.html">Ende</a>] [<a href="Projekt-V-Modell-XT.html">Inhalt</a>] </div>
    </div>
    <div class="navbar">
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="Projekt-V-Modell-XT.html#toc0">Teil 1: Grundlagen des V-Modells</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="1054cfba6d7ffd6.html#toc35">Teil 2: Eine Tour durch das V-Modell</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="6aa6f7a07a969d.html#toc54">Teil 3: V-Modell-Referenz Tailoring</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="17bfafba6c8100c.html#toc55">Einleitung</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="11ac7fba6c81d26.html#toc60">Vorgaben und Anleitung zum Tailoring</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="1587bfbca4e9415.html#toc61">Projektmerkmale</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="935dfd47fc625d.html#toc71">Projekttypen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="d2fafbca518044.html#toc73">Vorgehensbausteine</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="d24afbca520d68.html#toc90">Entscheidungspunkte</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="1500ffbca526ac9.html#toc106">Projektdurchführungsstrategien</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="df42106fce7993f.html#toc107">Inkrementelle Systementwicklung (AG/AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="11c410746a12ec5.html#toc108">Komponentenbasierte Systementwicklung (AG/AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="link">
          <a href="150ff10746a19972.html#toc109">Agile Systementwicklung (AG/AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink3">
        <div class="current">
          <a href="7c1310746a1a24a.html#toc110">Wartung und Pflege von Systemen (AG/AN)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="a574fbca536109.html#toc111">Tailoring-Produktabhängigkeiten</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="183cfbca5582c8.html#toc119">Vorgehensbausteinindex</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="a4a8fd5b2e3073.html#toc120">Vorgehensbausteinindex (alphabetisch)</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink2">
        <div class="link">
          <a href="55cafbca55ce16.html#toc121">Abbildungsverzeichnis</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="129acf7a07cbd9a.html#toc122">Teil 4: V-Modell-Referenz Rollen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="7b23f7a07ce3c8.html#toc153">Teil 5: V-Modell-Referenz Produkte</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="11432f7a07f9a6a.html#toc584">Teil 6: V-Modell-Referenz Aktivitäten</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="fa7bf7a07cfd49.html#toc819">Teil 7: V-Modell-Referenz Konventionsabbildungen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="e696fba6d82de2.html#toc869">Teil 8: Anhang</a>
        </div>
      </div>
      <div class="treeLink1">
        <div class="link">
          <a href="e530fba6d8aff5.html#toc903">Teil 9: Vorlagen</a>
        </div>
      </div>
      <div class="emptyDiv"></div>
    </div>
  </body>
</html>
